\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{Caracterización de Pymes del Noroeste Argentino del sector de la Construcción en función de su desempeño en la Gestión de proyectos}
\author{\small Rodríguez Rey, Julio César}


\date{2018-10-15}

\begin{document}
\maketitle

\section*{Resumen}
La gestión de proyectos es un factor clave para el éxito en las empresas del sector de la construcción. La sociedad necesita proyectos que se lleven a cabo a tiempo, con un nivel de calidad y un presupuesto adecuados. La gestión de proyectos se estudia en grandes empresas de este sector, que cuentan con departamentos específicos, son altamente profesionalizadas y los procesos se llevan a cabo con gran nivel de madurez. En cambio, para el segmento de PYMES del sector, existe una brecha en la literatura, el tema está escasamente tratado a nivel mundial y no existen evidencias de su tratamiento específico en la región del noroeste argentino. Esta investigación estudia la gestión de proyectos en 25 PYMES del NOA, la mayoría de ellas pertenecientes a la provincia de Tucumán. El estudio se basa en encuestas aplicadas directamente a los gerentes de estas empresas, mediante el uso de la metodología de las Grillas de Madurez. Para la investigación, se tuvo en cuenta la metodología PMBOK para la evaluación. Los resultados muestran que Integración del proyecto y Gestión del alcance son los grupos de procesos con menor grado de desarrollo. En contrapartida, los procesos más desarrollados son la Gestión de la calidad y la Gestión de los interesados. Como conclusión general, se puede observar que la Gestión de proyectos para este grupo de empresas está poco desarrollada, lo que está en línea con los resultados de los estudios realizados para este grupo de empresas en relación con otras características de gestión

\section*{Referencias}
\begin{itemize}
  \item Assessing Organizational Capabilities: Reviewing and Guiding the Development of Maturity Grids. Maier, Anja M. , Moultrie, James y Clarkso, P. John . 2012. s.l.: IEEE transactions on engineering management, Vol. 59, N. 1, FEBRUARY 2012, 2012, transactions on engineering management, págs. Vol. 59, N. 1.

  \item Bruera, Ignacio. 2011. Las PyMES en la economía argentina. Presente, perspectivas y condiciones necesarias para su crecimiento y rentabilidad. s.l.: INSECAP - UCES, 2011.

  \item Cost performance for building construction projects. Ali, A.S. y Kamaruzzaman , S.N. 2010. 2010, Journal of Building Performance ISSN:2180-2106 Volume 1 Issue 1 , págs. 110-118.

  \item Development of a structured approach to assessing practice in product development collaborations. Farrukh, C., Fraser , P y Gregory, M. 2003. 2003, Proc. Instn Mech. Engrs Vol. 217 Part B: J. Engineering Manufacture, págs. pp 1131-1144.

  \item Fundación Observatorio PyME. 2012. Inversión y financiamiento en diferentes clutesrs de PyME industriales. Buenos Aires : s.n., 2012.

  \item Hendrikson, Chris y Tung, Au. 2008. Project Management for Construction: Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects, and Builders. New Jersey: PRENTICE-HALL , 2008.

  \item Improving Construction Processes Using Lean Management Methodologies – Cost Case Study. Nowotarski, Piotr , Pasáawski, Jerzy y Matyja, Jakub . 2016. 2016, Procedia Engineering, págs. 1037-1042.

  \item INDEC. 2017. Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción - Octubre de 2017. Buenos Aires : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2017.

  \item Innovation and growth in Argentinian SMEs: A key factors review. Rodriguez Rey, Julio, y otros. 2012. 2012, Ciencia y Técnica Administrativa.

  \item Londoño Benítez, María Cecilia y Escobar Díaz, Beatriz Elena . 2015. Evaluación de proyectos en las Pymes del sector de la construcción en el Área Metropolitana de Medellín. Medellin: Universidad EAFIT, 2015.

  \item Mili, Leandro. 2016. Observatorio de trabajo de la Argentina del siglo XX! [En línea] 21 de Abril de 2016. [Citado el: 4 de Febrero de 2018.] 21 abril, 2016, https://www.elobservatoriodeltrabajo.org/enfoque-competitividad-de-las-pymes-de-la-construccion-por-arq-leandro-milli/.

  \item Performance assets in argentinean industrial SMEs: A two-sector comparison. Rodriguez Rey, Julio, y otros. 2012. 2012, Ciencia y Técnica Administrativa.

  \item Professional development of project management for contractor in the construction project: a review. Mao Rui, Lee, Ismail, Syuhaida y Hussaini, Mohammad. 2015. 2015, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174, págs. 29040-2945.

  \item Rethinking project management: A structured literature review with a critical look at the brave new world. Svejvig, Per y Andersen, Peter. 2015. 2015, International Journal of Project Management , págs. 278–290.

  \item Risk management in construction projects. Szymanski, Pawel. 2017. 2017, Procedia Engineering 208, págs. 174–182.

  \item Rose, KH. 2013. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)—Fifth Edition. New Jersey : Wiley Online Library, 2013.

  \item Ruggirello, Hernán M. 2011. El Sector de la Construcción en perspectiva: internacionalización e impacto en el mercado de trabajo. Buenos aires: Aulas y Andamios, 2011. Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones.

  \item Rubenstein, D., 2007. Standish Group Report: There’s Less Development Chaos Today. Software Development Times, 1 March. The concept of project complexity: a review. 

  \item Baccarini, David. 1996. 1996, International Journal of Project Management Vol. 14, No. 4, , págs. pp. 201-204, .

  \item The practice of time management on construction project. Siew Chin , Lok y Abdul Rahim , Abdul Hamid. 2015. s.l.: Science Direct, 2015. The 5th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum (EACEF-5). págs. 32-39.

  \item Venkataraman , Ray R. y Pinto, Jeffrey K. 2008. Cost and value management in projects. New Jerser : John Wiley \& Sons, Inc., 2008.

\end{itemize}

\section*{Editorial}
Publicado por la \textbf{Editorial CyTA}.\\
Sitio web: \href{https://www.cyta.ar}{www.cyta.ar}\\
Email: \texttt{cyta@cyta.ar}

\end{document}